Subject: TR: Fibre optique calendrier Moult-Chicheboville
From: coralie arruego <[email-masked]>
To: Mairie de CHICHEBOVILLE <[email-masked]>, Mairie Moult <[email-masked]>, Alain Tourret <[email-masked]>, Xavier Pichon <[email-masked]>, Sylvain Rault <[email-masked]>, Nathalie Bazin Ponseel <[email-masked]>, jean françois Savin <[email-masked]>, Benoit Boucton <[email-masked]>, Matthieu Pichon <[email-masked]>, Isabelle Nezet <[email-masked]>, Josiane et Nevio Toffolutti <[email-masked]>
Date: Thu, 16 Mar 2017 13:54:33 +0000

Bonjour

Ci joint mes échanges avec le département concernant le déploiement de la Fibre optique.

Pour Moult, phase 1, la commercialisation devrait donc commencer en fin d'année 2017.

Pour Chicheboville, il faut attendre la fin de la phase 1 (fin 2017), nous sommes en phase 2. Néanmoins, notre proximité avec trois communes de phase 1: Moult, Bellengreville et Vimont... nous place en priorité.

Autre point, pour accélérer les travaux de fibre optique, il est préférable que les enfouissements de réseaux soient terminés. Est-ce le cas totalement sur Moult?

Pour Chicheboville, il reste 1/3 du village.

Nous avions demandé une étude au SDEC qui préconise 3 phases de travaux pour terminer ce chantier.

Je pense (mais la réunion avec l'ARD devrait nous éclairer) que si le département aménage la traversée de Béneauville, il demandera en même temps, la fin de l'enfouissement de Béneauville, un chantier-part communale à 35 000€.

A revoir en bureau...

J'en profite également pour essayer de prévoir notre prochaine réunion de bureau pré conseil.

Nous avons trois nouveaux dossiers à présenter en conseil: deux achats de parcelles de marais, la réfection du calvaire de la chapelle détruit par la dernière tempête.

1er avril? 8 avril? jeudi 7 avril après la réunion appel offre?

Bon fin de journée

Coralie

________________________________
De : AUVRAY Philippe <[email-masked]>
Envoyé : jeudi 16 mars 2017 14:29
À : Ext arruego Coralie
Cc : PLES Agnieszka; GUERIN Jean-Yves
Objet : RE: Fibre optique calendrier Moult-Chicheboville

Bonjour Madame,

Je fais suite à la première réponse de M. Guerin ci-dessous.

Comme indiqué, le regroupement en communes nouvelles n’a pas de conséquences dans le calendrier de notre projet Fibre-Calvados, toutefois nous allons à partir du début du second semestre 2017 retravailler les délais des phases 2 et 3 (ces changements ne pourront être effectif qu’à l’issu de la phase 1 fin 2017).

Ces re-priorisations s’appuieront sur un certain nombres de critères en cours d’élaboration entre le Département et son délégataire, par exemple :

- Criticité DSL de la commune (état du débit des lignes cuivres existantes)

- proximité avec une commune de phase 1

- Couverture radio déjà effective

- …

Ci-dessous le phasage des communes de votre canton, leur rattachement  au PM (Point de Mutualisation) et l’avancement du déploiement :

Pour rappel, le déploiement consiste en un « câblage optique capillaire des logements et des locaux professionnels» réalisé par notre délégataire, l’entreprise TUTOR Calvados, depuis un nœud du réseau de collecte (PM) jusqu’en limite de propriété publique/privée (sans pénétrer dans les parties privatives) en utilisant les infrastructures existantes (fourreaux FT ou poteaux ERDF) lorsque c’est techniquement réalisable sinon en implantant de nouveaux poteaux. Ce déploiement se fait en trois phases :

1ère phase (2012-2017) desservant 288 communes

2ème phase (fin 2017-2025) desservant 181 communes

3ème phase (2026-2031) desservant le reste des communes

Ces délais sont maximums, fixés contractuellement mais comme indiqué, l’objectif du Département et du délégataire est de retravailler les délais des phases 2 et 3 afin de les réduire.

Espérant que ces informations vous permettront de répondre à vos communes,

Très cordialement

Philippe AUVRAY

DGA Aménagement et Environnement

Mission Aménagement Numérique du Territoire

Infrastructure haut débit

1, place Gambetta - BP 20520 - 14035 Caen Cedex

Tél. 02 31 57 14 56 / 13 76

Mél. [email-masked]<mailto:[email-masked]>

FIBRE-CALVADOS<http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/actions-departement/se-deplacer-et-communiquer/amenagement-numerique-du-territoire/reseau-internet-tres-haut-debit-departemental>   -   Eligibilité FTTH<http://www.calvados.fr/cms/accueil-calvados/eligibilite-fibre-calvados>

[fb][twitter]<https://twitter.com/calvadosdep>[go]<https://plus.google.com/+CalvadosFrcalvadosdepartement/posts>[vimeo]<http://vimeo.com/calvados>[insta]

De : GUERIN Jean-Yves
Envoyé : mercredi 15 mars 2017 09:02
À : Ext arruego Coralie
Cc : AUVRAY Philippe; PLES Agnieszka
Objet : RE: Fibre optique calendrier

Bonjour Madame,

A court terme il n’y a pas de changement à indiquer officiellement.

Pour nous le regroupement en communes nouvelles n’a pas eu de conséquences dans le calendrier projet, Moult reste en phase 1 et Chicheboville en phase 2 ; mais des discussions sont en cours avec notre délégataire sur le planning.

Mon collègue Philippe va vous répondre plus précisément cette semaine.

Cordialement

JY Guerin

De : coralie arruego [mailto:[email-masked]]
Envoyé : dimanche 12 mars 2017 20:46
À : GUERIN Jean-Yves
Objet : Fibre optique calendrier

Bonjour

Je suis relancée par quelques communes de mon canton (Troarn) et notamment par ma commune Moult-Chicheboville pour avoir plus d'infos sur l'arrivée de la Fibre optique. A-t-on un nouveau calendrier à communiquer aux collectivités? Initialement, nous étions dans la phase 2017-2021.

Merci d'avance pour votre réponse

Bien cordialement

Coralie Arruego, conseillère départementale