Subject: RE: Travaux pour la future crèche Place Farhat Hached et frais de voirie
From: "Perfumo, Benedicte" <[email-masked]>
To: "Baron-Boisse, Magali" <[email-masked]>,Coumet2, Jérome <[email-masked]>, Anne-Christine Lang <[email-masked]>, "Traisnel, Etienne" <[email-masked]>
Date: Mon, 4 Jul 2016 15:15:58 +0000

Bonjour,
Je découvre, vais interroger la SEMAPA et Paris Habitat à ce sujet,
Bien clt
BP

PERFUMO Bénédicte
Architecte Voyer en Chef
Direction Générale des Services
1, place d'Italie - 75013 Paris
Tél : 01.44.08.13.80.
Fax : 01.44.08.14.18.
Courriel : [email-masked]<mailto:[email-masked]>
Web: www.mairie13.paris.fr<http://www.mairie13.paris.fr>

De : Baron-Boisse, Magali
Envoyé : lundi 4 juillet 2016 16:31
À : Coumet2, Jérome; Anne-Christine Lang; Traisnel, Etienne
Cc : Perfumo, Benedicte
Objet : TR: Travaux pour la future crèche Place Farhat Hached et frais de voirie
Importance : Haute

Bonjour

La MAISON DES BOUTCHOU qui est gestionnaire d’une mini crèche qui est située aux pieds de l’immeuble Edouard François sur PRG rencontre des difficultés en raison de l’impossibilité d’accéder à ce qui sera l’accès de la crèche. c’est de la faute de Bouygues

Paris Habitat a refusé de prendre à sa charge le surcoût généré (frais supplémentaires de grutage pour les éléments lourds, de manutention supplémentaire pour acheminer les autres éléments par un accès plus éloignée rue Albert Einstein, l’installation des cabanes de chantier sur des emplacements de stationnement public, rue Albert Einstein.

La Maison des Boutchou voudrait donc savoir s’il est envisageable d’être exonéré des frais de voirie qui sont générés par l’indisponibilité de l’accès normal à la crèche. Pensez vous que cela soit possible ?  la ville ne peut pas non plus financer ces nouveaux frais. Tout est quand même parti de l’erreur commise par Bouygues Construction.

Magali

Magali BARON-BOISSE
Chargée de mission petite enfance, vie associative, handicap
(lundi-mardi-jeudi-vendredi)
1, place d'Italie - 75013 Paris
Tél : 01.44.08.12.66.
Fax : 01.44.08.13.17.
Courriel : [email-masked]<mailto:[email-masked]>
Web: www.mairie13.paris.fr<http://www.mairie13.paris.fr>

De : Marie Desmoulins LMDB [mailto:[email-masked]]
Envoyé : lundi 4 juillet 2016 16:16
À : Baron-Boisse, Magali
Cc : Humann, Dorothée
Objet : Travaux pour la future crèche Place Farhat Hached et frais de voirie

Bonjour Madame Baron-Boisse,

Pour compléter le message que j’ai laissé sur votre répondeur téléphonique, je vous adresse les précisions suivantes.

1.       Le bail entre notre association t Paris Habitat (propriétaire) aurait dû être signé début mars 2016.
Or, à cette date, l’entreprise de construction de l’ensemble immobilier (Bouygues) a dû déplacer les réseaux qu’elle avait installés à un mauvais endroit. Un trou de plusieurs mètres a donc été ouvert (ou non refermé) devant l’accès de la future crèche, au 8 place Farhat Hached.

2.       L’entreprise qui réalise nos travaux (EDILE construction) et notre architecte (Sébastien Duron) nous ont alerté : le marché de travaux que nous avons signé le 5 mars 2016 prévoyait une livraison des matériaux par cet accès, au pied de la crèche, ainsi qu’une installation des cabanes de chantier devant la crèche sur les parties communes de Paris Habitat ; l’indisponibilité de cet accès allait entrainer des frais supplémentaires, de grutage pour les éléments lourds, de manutention supplémentaire pour acheminer les autres éléments par un accès plus éloignée rue Albert Einstein, l’installation des cabanes de chantier sur des emplacements de stationnement public, rue Albert Einstein.

3.       Nous avons essayé de négocier auprès de Paris Habitat, pour qu’ils prennent à leur charge une partie de ces frais supplémentaires, sans succès. Nous avons signé le bail le 15/06/2016, afin de ne pas retarder plus avant la réalisation des travaux d’aménagement et donc l’ouverture de la crèche.

4.       Bouygues aurait terminé de déplacer ses réseaux, mais ce travail n’a pas encore été réceptionné par la SEMAPA. Une fois cette réception faite, il faut un mois à la SEMAPA pour faire le revêtement de la chaussée et donc ouvrir l’accès du 8 place Farhat Hached. Nous avons bon espoir que l’accès soit effectivement rétabli début septembre.

5.       Le 28 juin, EDILE a produit un devis relatif aux frais supplémentaires, dont je vous adresse une copie en pièce-jointe. Comme vous pourrez le lire, des frais de voirie y figurent à 2 endroits :

a.       Frais de voirie pour emprise sur stationnement  = 1 683 € par mois

b.      Frais de voirie pour fermeture de la rue = non chiffrés car les services de la Ville expliquent que le montant varie en fonction de la date ; la fermeture de la rue se ferait de nuit sur l’avenue de France pour le grutage et dans la journée sur la rue Albert Einstein, quand la bétonneuse viendra acheminer le béton par voie aérienne pour créer des cloisons et une dalle de plancher.

Dans la mesure où les plans de financement étaient bouclés de longue date et que nous ne pourrons pas obtenir de complément de subvention, ces frais supplémentaires pèseront sur les fonds propres de notre association.
Nous nous permettons de vous solliciter, afin de savoir si une exonération de frais de voirie précités pourrait nous être accordée à titre tout à fait exceptionnel, puisque ce projet de crèche a pour vocation d’accueillir les jeunes enfants du 13ème arrondissement.

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à notre demande, nous vous adressons nos salutations respectueuses.

Marie Desmoulins
[LMDB logo signature]
Directrice financière
Téléphone : 01 71 70 41 44
Mobile : 06 85 63 77 21